Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án giao thông

Ngày 20/10, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án giao thông. 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng tuyến ĐT.377 đoạn quy hoạch mới tránh thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (từ ngã ba Thuần Hưng đến giao ĐH.71)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng tuyến ĐT.377 đoạn quy hoạch mới
tránh thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (từ ngã ba Thuần Hưng đến giao ĐH.71)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án: Xây dựng tuyến ĐT.377 đoạn quy hoạch mới tránh thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (từ ngã ba Thuần Hưng đến giao ĐH.71); cải tạo, nâng cấp, mở rộng ĐT.382 đoạn từ nút giao giữa tuyến tránh ĐT.376 với ĐT.382 đến giao với QL.39 và đoạn tuyến quy hoạch mới tránh ngã tư Tân Việt; cải tạo, nâng cấp ĐT.376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long (Km6+050) đến địa phận xã Tân Việt (Km12+200); xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00 - Km14+420 giao QL.39).

Theo báo cáo của các đơn vị, Dự án xây dựng tuyến ĐT.377 đoạn quy hoạch mới tránh thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (từ ngã ba Thuần Hưng đến giao ĐH.71) được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 26/5/2023. Đến nay, đã bàn giao được 1,95/4,546km thuộc địa phận xã Thuần Hưng, Thành Công, Nhuế Dương (Khoái Châu). Chủ đầu tư đang phối hợp với huyện Kim Động và các xã có dự án đi qua hoàn thiện thủ tục, bàn giao tiếp mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhà thầu đang tích cực triển khai thi công trên toàn bộ mặt bằng được bàn giao. Tổng số vốn đã giải ngân đạt 65,31/142 tỷ đồng, tương ứng 46% kế hoạch vốn cấp cho dự án.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng ĐT.382 đoạn từ nút giao giữa tuyến tránh ĐT.376 với ĐT.382 đến giao với QL.39 và đoạn tuyến quy hoạch mới tránh ngã tư Tân Việt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng ĐT.382 đoạn từ nút giao
giữa tuyến tránh ĐT.376 với ĐT.382 đến giao với QL.39 và đoạn tuyến quy hoạch mới tránh ngã tư Tân Việt
Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng ĐT.382 đoạn từ nút giao giữa tuyến tránh ĐT.376 với ĐT.382 đến giao với QL.39 và đoạn tuyến quy hoạch mới tránh ngã tư Tân Việt được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 27/4/2003. Đến nay, dự án đã hoàn thành trích lục chi tiết các thửa đất bị thu hồi trên địa phận xã Tân Việt và xã Lý Thường Kiệt, đã dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ. Tuy nhiên, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB). Tổng mặt bằng trên tuyến tránh ngã tư xã Tân Việt (đất nông nghiệp) đã bàn giao đến nay đạt 1,35/2,25km; mặt bằng trên phạm vi tuyến cũ đạt 3,1/5km… Đến nay, dự án đã giải ngân được 14,39/170 tỷ đồng, tương ứng 8,47% kế hoạch vốn cấp cho dự án năm 2024.

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long (Km6+050) đến địa phận xã Tân Việt (Km12+200) có tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng, trong đó, giá trị hợp đồng xây lắp là 182,5 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân gói xây lắp đạt 59%. Hiện nay, dự án còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB như: Một số hộ gia đình không đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ; nguồn gốc sử dụng đất không ổn định, chưa hợp pháp; sai lệch giữa hồ sơ với thực địa nhiều phải đo đạc, chỉnh lý lại hồ sơ…
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00 - Km14+420 giao với QL.39)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00 - Km14+420 giao với QL.39)
Dự án xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00 - Km14+420 giao với QL.39) có tổng mức đầu tư 571,75 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 20/7/2022. Hiện nay, các địa phương đã bàn giao hơn 90% khối lượng mặt bằng cho chủ đầu tư. Khối lượng mặt bằng còn lại tập trung toàn bộ đất thổ cư thuộc các xã Minh Châu, Yên Phú, Hoàn Long (Yên Mỹ); 3 hộ dân xã Cửu Cao (Văn Giang). Ngoài ra, dự án ảnh hưởng đến cổng, tường rào của ngôi chùa tại xã Việt Cường (Yên Mỹ). Đến nay, dự án đã giải ngân đạt 30% tổng số vốn được phẩn bổ trong năm 2024...

Kiểm tra tại các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và nhà thầu trong việc triển khai dự án. Đồng thời phê bình một số địa phương trong việc chậm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công; linh hoạt trong huy động nguồn vốn để chi trả và hỗ trợ tiền cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi GPMB; chú trọng việc giải toả các bãi rác trong khu vực dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình; chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông; xây dựng lịch trình, kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công. Phấn đấu hoàn thành sớm các dự án để đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
nguồn: https://baohungyen.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây