Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Yên Mỹ

Ngày 13/7, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số, sở ngành liên quan.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đoàn công tác đến kiểm tra tình hình triển khai các dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; cải tạo, nâng cấp ĐT.380 (đoạn từ ĐH.34 đến Điện lực Mỹ Hào); xây dựng tuyến đường từ QL.39 đến ĐH.42 kéo dài; dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đồng Than; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ II.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đồng Than
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đồng Than
Theo báo cáo của các đơn vị: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài khoảng 33,5 km, tổng mức đầu tư gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đoạn 1 từ nút giao với ĐT.379B đến nút giao giữa đường vào trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, có chiều dài khoảng 14,8km; đoạn 2 (kéo dài) từ nút giao giữa ĐT.380 và QL.39 đến cầu Gáy (giáp ranh tỉnh Bắc Ninh), có chiều dài khoảng 18,7km. Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 12/2021. Đến ngày 30/6/2024, dự án đã thi công hoàn thành khoảng 70% khối lượng hợp đồng và đã giải ngân được 104,44/394 tỷ đồng tương ứng 26,5% kế hoạch năm 2024. Toàn bộ mặt bằng dài khoảng 19km trên địa phận huyện Yên Mỹ đã cơ bản bàn giao cho đơn vị thi công. 

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.380 (đoạn từ ĐH.34 đến Điện lực Mỹ Hào) có tổng vốn đầu tư 66 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 785m, kết cấu mặt đường cấp cao A1. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng thi công, dự kiến đến ngày 31/12/2024 cơ bản hoàn thành. 
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ QL.39 đến ĐH.42 kéo dài
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ QL.39 đến ĐH.42 kéo dài
Dự án xây dựng tuyến đường từ QL.39 đến ĐH.42 kéo dài có tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã thi công phần nền đường, vỉa hè, phần thoát nước và các hạng mục khác; đang triển khai hạng mục cầu. Dự kiến đến ngày 31/12/2024 thi công ước đạt 57% khối lượng công trình.

Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đồng Than có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 76,2 héc-ta. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã GPMB được 54,9 héc-ta. Còn 128 hộ gia đình tương ứng với diện tích là 13,1 héc-ta và diện tích đất do UBND xã quản lý đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ. Phấn đấu hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trong tháng 7/2024.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ II có diện tích dự kiến thu hồi khoảng 216 héc-ta. Hiện nay, còn tồn tại đất nông nghiệp của 3 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Có 29 hộ có tài sản, cây cối trên đất công tại xã Trung Hoà chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
 
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ II
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ II
Tại các dự án đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu: huyện Yên Mỹ phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chú trọng công tác quản lý chất lượng dự án, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công. 

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội  - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện đoạn 1 của dự án, phấn đấu thông xe trước ngày 2/9/2024. Đối với đoạn 2, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng của dự án. Yêu cầu đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, ký cam kết về tiến độ. Đối với dự án Khu công nghiệp Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ khẩn trương hoàn thiện các bước GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng.

Đối với các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu huyện Yên Mỹ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại các cụm công nghiệp chậm tiến độ, đề xuất tỉnh phương án xử lý; đồng thời phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ GPMB. Phấn đấu khởi công Cụm công nghiệp Đồng Than trong tháng 7/2024, Cụm công nghiệp Yên Mỹ hoàn thành GPMB trong năm 2024…

Đối với các dự án giao thông do huyện Yên Mỹ làm chủ đầu tư, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Yên Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai các dự án.
    
nguồn: https://baohungyen.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây