Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Sáng ngày 15/10, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi phường Phố Hiến; dự án tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình (cũ) đến cầu Nghìn; dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu Kinh tế Thái Bình.
Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm.
Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm.
Theo báo cáo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi phường Phố Hiến đang triển khai giai đoạn 1, đoạn từ nút giao quốc lộ 10 (phường Thái Bình) đến nút giao Đồng Tu (xã Hưng Hà) với tổng chiều dài 24,8 km. Đến nay, toàn bộ các địa phương có dự án đi qua đã triển khai phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường; ban hành kế hoạch thu hồi đất; kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu, trong đó đã hoàn thành đối với đất nông nghiệp. Về công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 và các phường, xã liên quan đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trong tháng 11/2025 và đối với đất ở, đất khác hoàn thành trước tháng 4/2026. Ngoài ra, chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 đã cùng các đơn vị chủ quản tổ chức khảo sát, thống nhất di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. Các đơn vị tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức khởi công dự kiến cuối tháng 10/2025.

Dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình (cũ) đi cầu Nghìn đã hoàn thành công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công từ đầu tháng 8/2025. Sau khi nhận bàn giao các hạng mục đã thi công từ nhà đầu tư BOT, các nhà thầu đang tập trung thi công đào, đắp cát hoàn trả nền đường và xử lý nền đất yếu trên toàn tuyến; tích cực thi công hạng mục nền đường, hoàn thành hệ thống cống thoát nước đoạn từ Km2+500 đến Km3+500; đồng thời đang triển khai thi công hạng mục xử lý nền đường đất yếu và đắp gia tải nền đường đoạn từ quốc lộ 39 đến cuối tuyến. Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục, bảo đảm đúng tiến độ cũng như đáp ứng yêu cầu về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu Kinh tế Thái Bình, trên phạm vi mặt bằng hiện có, công tác thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, trong đó một số nhà thầu vượt tiến độ so với kế hoạch. Cụ thể, tuyến số 1 khối lượng hoàn thành đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng; tuyến số 2 đã đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng; các tuyến số 3, 4, 5 đang tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất còn lại, cơ bản bảo đảm tiến độ thi công.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai các dự án, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đối với dự án tuyến đường từ phường Thái Bình đi phường Phố Hiến, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; đồng thời rút kinh nghiệm từ dự án CT.08, cần chuẩn bị sớm quỹ đất tái định cư và kế hoạch di dời hạ tầng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đối với dự án các tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình, đồng chí đề nghị các xã: Bình Định, Nam Tiền Hải, Hưng Phú bám sát tiến độ, chủ động xử lý công việc trong thẩm quyền. Các sở, ngành chức năng phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với dự án tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình (cũ) đến cầu Nghìn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án số 2 tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án. Các đơn vị nhà thầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.
 
Nguyễn Thơi
nguồn: https://baohungyen.vn/day-nhanh-tien-do-trien-khai-cac-du-an-giao-thong-trong-diem-3186602.html
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây