Họp Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh

Ngày 21/2, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố...
 Các đại biểu dự họp
Các đại biểu dự họp
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả cụ thể đối với từng dự án.

Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh đã bàn giao mặt bằng thi công là 25,84 km, chiều dài chưa được bàn giao mặt bằng là 7,81 km. Hiện nay, nhà thầu đang huy động 32 kỹ sư, 176 công nhân, lái máy tổ chức thành 8 mũi thi công. Trên tuyến đã triển khai 2 vị trí cầu, 39 vị trí cống hộp đổ tại chỗ, 58 vị trí cống hộp đúc sẵn... Đối với Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378), các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) diện tích đất nông nghiệp, đất công và đang thực hiện công tác GPMB phần diện tích đất ở, đất nghĩa trang. Hiện nay, nhà thầu đang bố trí 11 mũi thi công với giá trị thực hiện 957,27/2.049,065 tỷ đồng. Đối với Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông vận tải) đã có thông báo kết quả thẩm định dự án tại Công văn số 147/CQLXD-DAĐT1 ngày 18/1/2025. Ngày 17/2/2025, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 387/QĐ –UBND. Đối với 7 dự án Cụm công nghiệp trọng điểm có 4 dự án hoàn thành GPMB đạt từ 80% đến gần 93%, trong đó Dự án Cụm công nghiệp Kim Động đạt 92,7%. Đối với Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp Khu công nghiệp Yên Mỹ II đã ban hành thông báo thu hồi đất của 575 hộ gia đình với diện tích 23,37 héc – ta, phần diện tích còn lại 7,53 héc – ta đất do UBND xã quản lý đang thực hiện trích lục chi tiết trình ban hành thông báo thu hồi đất.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn còn những dự án chưa đạt kết quả theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh như: Công tác GPMB chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ giao. Nguyên nhân là do một số địa phương còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện, chưa quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án; còn lúng túng trong việc ban hành phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với đất ở, tiếp tục chờ tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khác về GPMB; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân di chuyển mồ mả chưa được thường xuyên, liên tục...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc; báo báo, giải trình về nguyên nhân của việc chậm tiến độ triển khai thực hiện các dự án tại mỗi địa phương so với tiến độ Ban Chỉ đạo tỉnh giao; đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt để công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá với nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trong đó có mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% – 10,5% và đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả công tác đầu tư công. Để đạt mục tiêu đề ra và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thu hút đầu tư, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu cùng với Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2025 gửi cơ quan chuyên môn thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện các thủ tục đất đai tiếp theo của dự án; tăng cường quản lý các dự án nằm trong diện thông báo thu hồi đất nhằm ngăn chặn việc đưa cây, hoa màu vào trồng trái phép để trục lợi. MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với từng dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư, bàn giao đất cho các nhà đầu tư, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật...
 
nguồn: baohungyen.vn