Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm

Ngày 26/6, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn các huyện: Văn Giang, Văn Lâm. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam và đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi (Văn Giang)
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam và đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi (Văn Giang)
Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Dự án thành phần 2.2 (xây dựng đường song hành) đã được khởi công từ tháng 11/2023. Qua 8 tháng triển khai thi công, trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 8 mũi thi công. Khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đã đạt được: Đào nền các loại được 18,45/33,65km (đạt 54,82%); trải vải địa kỹ thuật được 13,25/23,95km (đạt 55,32%); đắp cát nền được 14,52/33,65km (đạt 43,15%); xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát, đào thay đất, trụ đất gia cố xi măng được 6,715/9,576km (đạt 70,12%). Tiến độ thi công cơ bản đạt yêu cầu so với tiến độ hợp đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 195,2/225,9 héc-ta (đạt 86,4%). Tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo, mở rộng nghĩa trang. Hiện nay, các khu cải tạo, mở rộng nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành; các khu tái định cư khối lượng thi công đạt khoảng 60 - 80%.

Quá trình triển khai dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Kết quả xác định giá đất cụ thể có sự chênh lệch lớn về giá đất ở tại vị trí thu hồi và giá đất ở tại vị trí tái định cư, bồi thường bằng đất; khó khăn trong việc di chuyển Trạm thực nghiệm Văn Giang dẫn đến khó khăn trong công tác bàn giao mặt bằng; việc tuyên truyền di chuyển mộ hung táng chưa đủ thời gian cải táng gặp nhiều khó khăn...
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam và đoàn công tác làm việc tại huyện Văn Lâm
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam và đoàn công tác làm việc tại huyện Văn Lâm
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị thi công trong triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đủ mặt bằng sạch để nhà thầu thi công; đẩy nhanh tiến độ di chuyển đường điện, bảo đảm tiến độ thi công các dự án tái định cư... Đơn vị thi công phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp cụ thể để báo cáo UBND tỉnh...
 
nguồn: https://baohungyen.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây