Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn

Thành phố Hưng Yên: Chỉnh trang, kiến thiết đô thị

Năm 2024, thành phố Hưng Yên tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án phục vụ chỉnh trang, kiến thiết, nâng cấp hạ tầng đô thị. Tổng số vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thành phố là gần 693 tỷ đồng, với 86 công trình, gồm các dự án sử dụng ngân sách của tỉnh và các dự án sử dụng ngân sách của thành phố.

Các dự án thực hiện trong năm nay trên địa bàn thành phố đều là những dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn trong chỉnh trang, kiến thiết, nâng cấp hạ tầng đô thị. Thành phố đang tập trung cao nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết, cũng như huy động sự vào cuộc của các cấp, đơn vị chuyên môn và các địa phương để triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả. Nổi bật như Dự án đường giao thông liên xã Phú Cường - Hùng Cường là một trong những công trình trọng điểm của thành phố tiếp tục thực hiện trong năm 2024, được bố trí vốn từ nguồn ngân sách của tỉnh, một phần ngân sách của thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Năm 2024, bố trí nguồn vốn 13,6 tỷ đồng, đến tháng 8 đã giải ngân được 6 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; đơn vị thi công đang tổ chức thi công nền đường các đoạn, tuyến và các hạng mục khác của đường, giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện ước đạt gần 75% giá trị hợp đồng. 

Công trình xây dựng Trung tâm Thể thao thành phố Hưng Yên là một công trình có ý nghĩa trong phát triển văn hoá - xã hội của thành phố. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong năm 2024, công trình đầu tư xây dựng các hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà luyện tập; xây dựng sân vận động, với mức đầu tư của năm 2024 là 6 tỷ đồng, đến tháng 8, thành phố đã giải ngân được 5 tỷ đồng. Hiện nay, các hạng mục còn lại theo kế hoạch của năm 2024 đang tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
Cảnh quan thành phố Hưng Yên
Cảnh quan thành phố Hưng Yên
Ðồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên cho biết: Các dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2024 là những dự án quan trọng và cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm đô thị của thành phố. Thành phố đang tích cực chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ðồng thời, tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ đề ra. Ðối với những đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu huy động tối đa máy, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thành các dự án để đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án mới triển khai trong năm 2024, hầu hết các công tác trích lục bản đồ, xét duyệt nguồn gốc đất, thẩm định nguồn gốc đất, thẩm định phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường, công tác lập phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đã được hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: việc bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, đền bù cây mới trên những thửa đất được đền bù; công tác thẩm định cũng như việc phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ còn chậm… Các phòng, ban, đơn vị của thành phố đang phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường nhằm tổ chức triển khai thực hiện các công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng theo kế hoạch, đặc biệt là đối với các công trình, dự án cần cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Trong những tháng đầu năm, thành phố đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế để có giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành các công trình, dự án theo kế hoạch. Ngoài các công trình giao thông, nhiều công trình, dự án đang có tiến độ tốt, vượt kế hoạch như: Nâng cấp vỉa hè, xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, đầu tư hệ thống chiếu sáng…

Ðồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên cho biết: Ban quản lý đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án với phương châm giải phóng mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công triển khai thực hiện công trình bảo đảm chất lượng. Phối hợp với các xã, phường tích cực tuyên truyền, vận động và giải thích về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của người dân để tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công.
 
nguồn: https://baohungyen.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây